IDTask NameDurationStartFinish1MSU Cycle 149dFri 8/27/99Wed 11/3/9922 Mod’ls from ANL1dFri 8/27/99Fri 8/27/993Optics Installation 38.25dWed 9/1/99Mon 10/25/994Instrument Mod’lA18.38dWed 9/1/99Mon 9/27/995Prepare Mod’lA10hWed 9/1/99Thu 9/2/996Install tiles11hThu 9/2/99Fri 9/3/997Routing prep3hFri 9/3/99Fri 9/3/998Insert Profiles29hMon 9/6/99Thu 9/9/999Route Fibers51hThu 9/9/99Fri 9/17/9910Glue Fibers6hMon 9/20/99Mon 9/20/9911Secure Fiber Bundles3hWed 9/22/99Thu 9/23/9912Polish Fibers1dThu 9/23/99Fri 9/24/9913Closeup the Module7hFri 9/24/99Fri 9/24/9914Cleanup3hMon 9/27/99Mon 9/27/9915Test Mod’lA15hMon 9/27/99Wed 9/29/9916Instrument Mod’lB18.38dMon 9/27/99Thu 10/21/9917Prepare Mod’lB10hMon 9/27/99Tue 9/28/9918Install tiles11hTue 9/28/99Wed 9/29/9919Routing prep3hWed 9/29/99Wed 9/29/9920Insert Profiles29hThu 9/30/99Tue 10/5/9921Route Fibers51hTue 10/5/99Wed 10/13/9922Glue Fibers6hThu 10/14/99Thu 10/14/9923Secure Fiber Bundles3hMon 10/18/99Tue 10/19/9924Polish Fibers1dTue 10/19/99Wed 10/20/9925Closeup the Module7hWed 10/20/99Wed 10/20/9926Cleanup3hThu 10/21/99Thu 10/21/9927Test Mod’lB15hThu 10/21/99Mon 10/25/9928Pack Mod’lA1dMon 11/1/99Mon 11/1/9929Pack Mod’lB1dTue 11/2/99Tue 11/2/9930Ship 2 mod’ls to CERN1dWed 11/3/99Wed 11/3/9931MSU Cycle 256dFri 10/29/99Fri 1/14/00322 Mod’ls from ANL1dFri 10/29/99Fri 10/29/9933Optics Installation55dMon 11/1/99Fri 1/14/00

8/238/309/69/139/209/2710/410/11

10/18

10/25

11/111/811/15

11/22

11/29

12/612/13

12/20

12/27

1/31/101/17August

September

October

November

December

January

TaskProgressMilestone

Summary

Rolled Up TaskRolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Page 1Project: Date: Thu 11/5/98